Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo và Dân vận Cao Bằng

http://tuyengiaocaobang.vn

UBND tỉnh họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Sáng 3/2, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai các nội dung, kế hoạch thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án chủ trì. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; đơn vị tư vấn Dự án và tổ giúp việc tập đoàn Đèo Cả.
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức PPP có chiều dài 121 km, trong đó, trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 20/QĐ-TTg, ngày 16/1/2023 với tổng mức đầu tư điều chỉnh 22.690 tỷ đồng. Nguồn vốn giai đoạn 1 là 13.174 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 9.516 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 1 gồm 6.580 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước, chiếm 49,92% tổng mức đầu tư; vốn nhà đầu tư và các nguồn vốn khác 6.594 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đang hoàn thiện cập nhật tổng mức đầu tư, phương án tài chính, phấn đấu hoàn thành trước ngày 11/2/2023. Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cho cả Dự án khoảng 212,16 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Khoản 9, Điều 1 Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 16/1/2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Đối với hồ sơ đánh giá tác động môi trường của Dự án, ngày 31/1/2023, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có văn bản gửi UBND tỉnh và tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án; dự kiến thời gian phê duyệt trước ngày 16/4/2023. Về công tác giải phóng mặt bằng, giai đoạn 1 tại địa phận huyện Thạch An đã cắm 242/363 cọc, địa phận huyện Quảng Hòa cắm 199/337 cọc. Việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tiếp tục được triển khai; công tác tổ chức giải phóng mặt bằng được tiến hành ngay sau khi có quyết định phê duyệt Dự án. Các nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật Dự án dự kiến thông qua vào tháng 4/2023 và kế hoạch triển khai dự án tuyến kết nối Thành phố sẽ diễn ra vào quý III, IV/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đề nghị Tổ giúp việc báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án, Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp với các nhà đầu tư, quan tâm xác định lại tổ hợp các nhà đầu tư hiện nay cũng như khả năng huy động nguồn vốn cho Dự án; đề nghị UBND tỉnh phối hợp tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng khác, tổ chức tín dụng cùng với Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục tham gia đầu tư Dự án. Làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về bổ sung kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa phận tỉnh Lạng Sơn. Xem xét bố trí thêm nguồn vốn đề thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến kết nối thành phố Cao Bằng kết nối với cao tốc; đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đủ điều kiện trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuấn Ánh đề nghị trước khi Ban Chỉ đạo Dự án tỉnh họp và làm việc với tỉnh Lạng Sơn, từng sở, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh, chủ động phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công. Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đơn vị tư vấn Dự án và tổ giúp việc Tập đoàn Đèo Cả tập hợp đầy đủ tư liệu, các nội dung liên quan đến Dự án chuẩn bị cho cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tỉnh Lạng Sơn và cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nhà đầu tư, ngân hàng. Đẩy nhanh tiếp độ lập thủ tục, hồ sơ đối với tuyến kết nối thành phố Cao Bằng kết nối với cao tốc.

Nhất trí giao công tác giải phóng mặt bằng cho các địa phương thực hiện; các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng tiềm năng, quy mô lớn phục vụ vật liệu cho Dự án và phát triển kinh tế - xã hội tại đại phương. Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đủ điều kiện trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định…

 

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây